Американская Психа

http://golos-dobra.livejournal.com/1507597.html

### Американская Психа

В пятницу НАСА объявило, что астероидная миссия Психи, первая миссия агентства, предназначенная для изучения богатого металлами астероида, не предпримет запланированную попытку запуска в 2022 году.
Из-за поздней поставки программного обеспечения и испытательного оборудования космического корабля НАСА не имеет достаточно времени для завершения испытаний, необходимых до оставшегося периода запуска в этом году, который заканчивается 11 октября. Команде миссии нужно больше времени, чтобы убедиться, что программное обеспечение будет работать должным образом в полете.
НАСА выбрало Psyche в 2017 году в рамках программы Discovery агентства, состоящей из недорогих конкурентоспособных миссий, возглавляемых одним главным исследователем. Агентство формирует независимую группу по оценке для рассмотрения дальнейшего развития проекта и программы Discovery.
«НАСА очень серьезно относится к стоимости и срокам выполнения своих проектов и программ, — сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий НАСА в Вашингтоне. «Мы изучаем варианты миссии в контексте программы Discovery, и решение о дальнейших действиях будет принято в ближайшие месяцы».
Независимая группа по оценке, обычно состоящая из экспертов из правительства, научных кругов и промышленности, рассмотрит возможные варианты дальнейших шагов, включая предполагаемые затраты. Также будут рассмотрены последствия для программы Discovery агентства и портфеля планетарных наук.
Программное обеспечение космического корабля для навигации и полета будет контролировать ориентацию космического корабля во время его полета в космосе и используется для направления антенны космического корабля на Землю, чтобы космический корабль мог отправлять данные и получать команды. Он также предоставляет информацию о траектории для солнечной электрической двигательной установки космического корабля, которая начинает работу через 70 дней после запуска.
Когда группа миссии в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии начала тестирование системы, была обнаружена проблема совместимости с симуляторами испытательного стенда программного обеспечения. В мае НАСА перенесло намеченную дату запуска миссии с 1 августа на не ранее 20 сентября, чтобы выполнить необходимые работы. Выявлена ​​и исправлена ​​проблема с тестовыми стендами; однако у нас недостаточно времени, чтобы завершить полную проверку программного обеспечения для запуска в этом году.
«Полет к далекому астероиду, богатому металлами, с использованием Марса в качестве гравитационного ассистента по пути туда требует невероятной точности. Мы должны сделать это правильно. Сотни людей приложили значительные усилия к Psyche во время этой пандемии, и работа будет продолжаться, поскольку сложное программное обеспечение для полетов будет тщательно протестировано и оценено», — сказала директор JPL Лори Лешин. «Решение отложить запуск было непростым, но правильным».
Период запуска миссии 2022 года, который длился с 1 августа по 11 октября, позволил бы космическому кораблю прибыть к астероиду Психи в 2026 году. Возможны периоды запуска как в 2023, так и в 2024 году, но относительные орбитальные позиции Психи и Земля означает, что космический корабль не прибудет к астероиду до 2029 и 2030 годов соответственно. Точные даты этих потенциальных периодов запуска еще предстоит определить.
«Наша замечательная команда преодолела почти все невероятные трудности создания космического корабля во время COVID», — сказала главный исследователь Психи Линди Элкинс-Тэнтон из Университета штата Аризона (ASU), которая возглавляет миссию. «Мы преодолели множество проблем с аппаратным и программным обеспечением, и в конце концов нас остановила эта последняя проблема. Нам просто нужно немного больше времени, и мы вылизаем и это. Команда готова двигаться вперед, и я очень благодарна за их превосходство».
Общие затраты на жизненный цикл Psyche, включая ракету, составляют 985 миллионов долларов. На сегодняшний день израсходовано 717 миллионов долларов. В настоящее время подсчитываются сметные расходы, связанные с поддержкой каждого из всего набора доступных вариантов миссии.
На той же ракете SpaceX Falcon Heavy, что и Психи, планировалось запустить два совместных проекта, в том числе миссию НАСА «Янус» по изучению систем двойных двойных астероидов и демонстрацию технологии глубокой космической оптической связи для тестирования встроенной лазерной связи с высокой скоростью передачи данных с космическим кораблем «Психа». НАСА оценивает варианты для обоих проектов.
ASU возглавляет миссию Psyche. JPL, которым для НАСА управляет Калифорнийский технологический институт в Пасадене, Калифорния, отвечает за общее управление миссией; системная инженерия; интеграция и тестирование; и миссионерские операции. Maxar поставляет шасси космического корабля с мощным солнечным электродвигателем. Запуском занимается Программа пусковых услуг НАСА, базирующаяся в Космическом центре Кеннеди во Флориде.
ХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХА
ну-ну, раскажите еще что-нибудь
занимательного про майнинг золота с астероидов
Ответственному за Апокалипсис...
ДА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
МЫ ЗАПРЯГАЕМ ДОЛГО!
НО КОНЕЦ СВЕТА НАСТАНЕТ БЫСТРО!
остались не дни...